Какие сроки и порядок работ по пусконаладке?
Проведение подготовительных работ, которые включают тестирование работоспособности оборудования, систем автоматики и приборов КИП после монтажа;
	Выявление возможных недочетов (дефектов) и их устранение;
	Индивидуальное опробование действия насосов, приводов и сервомоторов;
	Проверка и наладка электросхем и электроаппаратуры, проверка приборов теплотехнического контроля, тестовые пуски регуляторов, наладочные работы;
	Комплексное опробование автоматизированных систем управления, определение оптимальных условий для работы топок котлов при разной степени нагрузки, определение и наладка параметров и характеристик оборудования химводоподготовки;
	Наладка КИПиА котлов, котельной, приборов теплоучета и системы диспетчеризации;
	Режимно-наладочные испытания, которые включают проведение балансовых опытов, производство испытания оборудования (основного и вспомогательного), в течение 72-х часов, систем защиты, контроля, управления и сигнализации, на различных уровнях нагрузках. А также составление режимных карт на котлы и систему химводоподготовки;
	Обучение сотрудников Заказчика правилам эксплуатации оборудования и КИПиА, согласно режимным картам;
	Подготовка тех. отчетности;
	Тех. помощь и инструктаж Заказчика при сдаче котельной надзорным органам.