Hoe voorkom ik een te late oplevering?
Leg duidelijk vast in de overeenkomst van aanneming wanneer de verbouwing start en wat de uiterste opleveringsdatum is. Je kunt ook afspreken hoeveel werkbare dagen je aannemer over de verbouwingen mag doen. Spreek daarbij meteen af wat er onder werkbare dagen wordt verstaan. Houd bij welke dagen werkbaar waren. Wanneer je met stelposten of meerwerk te maken krijgt, spreek dan niet alleen een duidelijke prijs af, maar ook hoeveel extra tijd de aannemer hiervoor krijgt. Zo voorkom je dat het meerwerk als excuus wordt gebruikt voor een te late oplevering. Je kunt ook nog een boete afspreken voor te late oplevering.
nl
Hoe voorkom ik extra kosten bij stelposten of meerwerk?
Je voorkomt extra kosten bij stelposten of meerwerk door uit te zoeken wat er allemaal moet gebeuren. Als je al stelposten opneemt, zorg dan dat je duidelijk weet welke bijkomende kosten je kunt verwachten. Vraag of er nog btw bijkomt en of er nog een aannemersvergoeding bovenop komt. Dit is een opslagpercentage (meestal 10%) dat vaak in de algemene voorwaarden staat vermeld. Als er sprake is van meerwerk, spreek daarvoor duidelijk een prijs af en leg dit schriftelijk vast.
nl
Hoe voorkom ik tegenvallende kosten bij een verbouwing?
Je doet er goed aan de werkzaamheden van tevoren zo duidelijk mogelijk te omschrijven en de kosten zo concreet mogelijk af te spreken. Tegenvallende kosten zijn vaak het gevolg van een slechte voorbereiding van de opdrachtgever, waardoor veel stelposten en meerwerk kunnen ontstaan.
nl
Kan een aannemer zich beroepen op zijn algemene voorwaarden?
Ja, een aannemer kan zich bij aanneming van werk beroepen op zijn algemene voorwaarden aannemer. Daarbij gelden wel een aantal voorwaarden. Zo moet hij je laten weten dat zijn algemene voorwaarden van toepassing zijn voordat het contract is afgesloten. Ook moet hij je de mogelijkheid hebben geboden de algemene voorwaarden in te zien voordat het contract is afgesloten. Veel aannemers hanteren de UAV 2012, een pakket regels die van toepassing verklaard kunnen worden op aannemingsovereenkomsten in de bouw en bij technische installatiewerken.
nl
Kan ik mijn eigen algemene voorwaarden hanteren?
Als je zelf algemene voorwaarden hebt, kun je ze van toepassing verklaren. Laat je aannemer nog tijdens de onderhandelingen schriftelijk weten dat jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn en stuur hem een exemplaar ervan toe. Leg vervolgens in de aannemingsovereenkomst vast dat jouw algemene voorwaarden gelden.
nl
Mag een aannemer een onderaannemer inschakelen?
Een aannemer mag een onderaannemer inschakelen voor alle werkzaamheden of een deel daarvan. Wel blijft de aannemer verantwoordelijk voor de afgesproken werkzaamheden en de kwaliteit van het werk.
nl
Moet ik een richtprijs of vaste prijs afspreken?
Je kunt in de overeenkomst van aanneming van werk zowel een vaste prijs als richtprijs afspreken. Je aannemer mag bij een richtprijs niet meer dan 10% ervan afwijken, tenzij hij je tijdig laat weten dat onvoorziene omstandigheden een hogere prijs rechtvaardigen. Jij hebt dan weer de mogelijkheid om een deel van de opdracht te laten vervallen, zodat je toch binnen de richtprijs blijft.
nl
Wanneer gebruik je deze aannemingsovereenkomst?
Gebruik deze aannemingsovereenkomst verbouwing: wanneer je als huiseigenaar een aannemer wilt inhuren om je huis te verbouwen of achterstallig onderhoud te verrichten wanneer je als beheerder van onroerend goed een aannemer wilt inhuren om een of meer panden te verbouwen
nl
Wanneer heb ik een aanneemovereenkomst nodig?
Je hebt een aannemersovereenkomst nodig als je een aannemer werkzaamheden wilt laten verrichten. Bij het inhuren van een aannemer komt meer kijken dan de afgesproken werkzaamheden en prijs. Je kunt gebruikmaken van een standaard aannemingsovereenkomst of aannemingsovereenkomst model van internet. Onze overeenkomst aanneming van werk maak je echter binnen enkele minuten op maat, zodat je zeker weet dat die geschikt is voor jouw situatie!
nl
Wat is een aannemingsovereenkomst?
Een aannemingsovereenkomst (of aanneemovereenkomst) is in feite een soort overeenkomst tot opdracht tussen jou en je aannemer waarin de afspraken over de verbouwing of renovatie van onroerend goed zijn opgenomen.
nl
Wat is een stelpost en wat is meerwerk?
Het verschil tussen een stelpost en meerwerk is dat over stelposten wel is nagedacht voordat de verbouwing begint en meerwerk pas in de loop van de verbouwing duidelijk wordt. Je kunt bijvoorbeeld een stelpost opnemen voor badkamertegels, als je nog niet precies weet welke tegels je wilt. Meerwerk is werk dat niet vooraf is voorzien.
nl
Wat staat er in deze aannemingsovereenkomst?
In deze aannemingsovereenkomst staat onder meer: een omschrijving van de werkzaamheden de aanneemsom eventuele stelposten de betaaltermijnen de dag waarop de werkzaamheden beginnen het moment van oplevering van de werkzaamheden welke algemene voorwaarden van toepassing zijn
nl
Wie herstelt de gebreken na de oplevering?
Wie de gebreken herstelt, hangt af van de situatie. Kun je het pand ondanks de gebreken in gebruik nemen, dan moet je de aannemer een redelijke termijn gunnen om de gebreken te verhelpen. Dat hoeft niet als het herstel met spoed dient te gebeuren en de aannemer geen tijd heeft of als duidelijk is dat hij onbekwaam is. Kun je het pand niet in gebruik nemen, dan weiger je de oplevering en mag je een andere aannemer inhuren om de schade te herstellen.
nl